# 🚀 클라우드 하이브리드
인프라 구축 제안

안정적이고 확장 가능한 시스템 아키텍처

제안일: 2025년 1월
대상: 서비스 초기 운영 ~ 성장 단계
목표: 비용 효율적인 고가용성 시스템 구축

1

## 현재 상황 및 목표

### 📍 현재 상황

- 개발 서버 1대 보유
- 사무실 내 유휴 서버 2대
- GitLab 기반 개발 환경
- 초기 서비스 준비 단계

### 🎯 구축 목표

- 24/7 고가용성 확보
- 자동화된 CI/CD 파이프라인
- 비용 효율적 구성
- 단계적 확장 가능

💡 핵심 전략: 클라우드와 온프레미스를 결합한 하이브리드 구조로 비용 절감과 안정성 동시 확보
5대
총 서버 구성
99.9%
목표 가용성
60만원
월 예상 비용
10주
구축 기간
2

## 제안 시스템 구성

구분 | 서버 | 사양 | 역할 | 위치
--- | --- | --- | --- | ---
클라우드 | 운영 A | 4vCore/8GB | Service + DB Master | Cloud
운영 B | 4vCore/8GB | Service + DB Slave | Cloud
개발 C | 2vCore/4GB | Staging | Cloud
코로케이션 | HP DL360 | 기존 장비 | CI/CD, Admin | IDC
HP DL210 | 기존 장비 | Backup, Monitoring | IDC

🔄 핵심 기능: 로드밸런싱, DB Master-Slave 복제, 자동 백업, 24/7 모니터링
3

## 단계별 구축 로드맵

1
Phase 1: 기초 인프라 (1-2주)
개발 서버 구축, Docker 환경, 기본 CI/CD 구성
2
Phase 2: 운영 환경 (3-4주)
운영 서버 2대 구축, 로드밸런서, DB 이중화
3
Phase 3: CI/CD 고도화 (5-6주)
Runner 서버 구축, 무중단 배포 구현
4
Phase 4: 백업/모니터링 (7-8주)
자동 백업, DR 환경, 모니터링 시스템
5
Phase 5: 최적화 (9-10주)
성능 튜닝, 문서화, 팀 교육

#### 🎯 2주차 목표

개발 환경 자동 배포

#### 🎯 6주차 목표

무중단 운영 배포

#### 🎯 10주차 목표

정식 서비스 오픈

4

## 비용 분석

### 📊 초기 운영 비용

클라우드 (3대) | 22만원
IDC 코로케이션 | 30만원
네트워크/기타 | 8만원
월 총액 | 60만원

### 📈 6개월 후 예상

클라우드 확장 | +20만원
Managed DB | +15만원
CDN/캐싱 | +5만원
예상 총액 | 100만원

💰 비용 절감 전략: 기존 서버 활용으로 월 40만원 절감, Reserved Instance로 추가 20-30% 할인 가능
5

## 기대 효과

- 고가용성 확보
  이중화 구성으로 99.9% 가용성 달성, 단일 장애점(SPOF) 제거
- 개발 생산성 향상
  자동화된 CI/CD로 배포 시간 90% 단축 (30분 → 3분)
- 비용 효율성
  하이브리드 구성으로 순수 클라우드 대비 40% 비용 절감
- 확장 유연성
  트래픽 증가에 따른 단계적 확장 가능, 오토스케일링 준비
- 안정적 운영
  24/7 모니터링, 자동 백업, DR 환경으로 데이터 손실 방지

5분
평균 배포 시간
30초
장애 복구 시간
95%
자동화율
6

## 리스크 관리

리스크 | 영향도 | 대응 방안
--- | --- | ---
클라우드 장애 | 높음 | • 멀티 AZ 구성 • IDC 백업 사이트 활성화 • 1시간 내 DR 전환
비용 초과 | 중간 | • 일일 비용 모니터링 • Reserved Instance 활용 • 단계적 확장 전략
기술 부채 | 낮음 | • 정기적 리팩토링 • 코드 리뷰 프로세스 • 기술 문서화
보안 위협 | 중간 | • WAF 적용 • 정기 보안 점검 • 침입 탐지 시스템

🛡️ 핵심 전략: 각 리스크별 대응 계획 수립 및 정기적인 DR 훈련으로 대응 능력 향상
7

## 다음 단계 액션 플랜

### 즉시 시작 가능한 작업

1
클라우드 계정 생성 및 네트워크 대역 할당
2
개발 서버 (Play) 인스턴스 생성 및 Docker 환경 구축
3
GitLab CI/CD 파이프라인 기본 설정
4
IDC 코로케이션 계약 및 서버 입고 준비

### 📅 1주차 체크포인트

- 개발 서버 구동 완료
- 기본 CI/CD 파이프라인 테스트
- 팀 권한 및 접근 설정
- 초기 비용 모니터링 시작

🚀 목표: 2주 내 개발 환경 완성 → 10주 내 정식 서비스 오픈

# Q&A

추가 질문이나 논의사항이 있으신가요?

### 💬 주요 검토 사항

- 구체적인 일정 조정
- 초기 투자 비용 승인
- 팀 역할 및 책임 분담
- 우선순위 조정
- 추가 요구사항

연락처: infrastructure@company.com
문서: 상세 기술 문서 제공 가능