# 기획 문서 인덱스

> SAM 시스템 개발 계획 및 기획 문서 모음
> **최종 업데이트**: 2026-02-26

---

## 문서 현황 요약

| 분류 | 개수 | 설명 |
|------|------|------|
| 🟡 진행중 (ACTIVE) | 18개 | 현재 작업중인 계획 |
| ⚪ 대기 (PLANNED) | 19개 | 미착수/선행조건 대기 |
| 완료 히스토리 | 40건 | `archive/HISTORY.md`에 요약 |
| 스토리보드 | 1개 | ERP 화면 설계 (D1.0) |
| 플로우 테스트 | 32개 | API 검증용 JSON |

> **문서 관리 가이드**: [GUIDE.md](./GUIDE.md)

---

## 진행중 (ACTIVE) - 18개

### ERP API

| 문서 | 진행률 | 설명 |
|------|--------|------|
| [erp-api-development-plan.md](./erp-api-development-plan.md) | Phase L | SAM ERP API, L-2 React 연동 대기 |

### 견적/수주

| 문서 | 진행률 | 설명 |
|------|--------|------|
| [kd-quote-logic-plan.md](./kd-quote-logic-plan.md) | 80% | 경동 견적 로직, Phase 5 통합테스트 직전 |
| [product-code-traceability-plan.md](./product-code-traceability-plan.md) | - | 제품코드 추적성 개선 |

### 품목/BOM

| 문서 | 진행률 | 설명 |
|------|--------|------|
| [bom-item-mapping-plan.md](./bom-item-mapping-plan.md) | 66% | BOM 품목 매핑, Phase 3 검증 잔여 |
| [item-master-data-alignment-plan.md](./item-master-data-alignment-plan.md) | - | 품목 마스터 정합, 섀도잉 정리 |
| [fg-code-consolidation-plan.md](./fg-code-consolidation-plan.md) | 분석완료 | FG 코드 통합, Phase 1 착수 전 |

### 문서/서식

| 문서 | 진행률 | 설명 |
|------|--------|------|
| [document-system-master.md](./document-system-master.md) | Phase 4-5 | 문서 시스템 마스터 |
| [document-system-mid-inspection.md](./document-system-mid-inspection.md) | 5/6 | 중간검사, 결재만 남음 |
| [document-system-work-log.md](./document-system-work-log.md) | 3/4+α | 작업일지, React 연동 잔여 |
| [incoming-inspection-templates-plan.md](./incoming-inspection-templates-plan.md) | 83% | 수입검사 템플릿, 4종 품목 대기 |

### 마이그레이션 & 연동

| 문서 | 진행률 | 설명 |
|------|--------|------|
| [5130-to-mng-migration-plan.md](./5130-to-mng-migration-plan.md) | 13% | 5130→mng 마이그레이션 |
| [react-api-integration-plan.md](./react-api-integration-plan.md) | - | React↔API 연동 |
| [react-mock-to-api-migration-plan.md](./react-mock-to-api-migration-plan.md) | - | Mock→API 전환 |
| [dashboard-api-integration-plan.md](./dashboard-api-integration-plan.md) | 45% | CEO Dashboard API 연동 |

### 시스템/인프라

| 문서 | 진행률 | 설명 |
|------|--------|------|
| [db-backup-system-plan.md](./db-backup-system-plan.md) | 79% | DB 백업, 서버 작업 3건 잔여 |

### 프론트엔드 & UI

| 문서 | 진행률 | 설명 |
|------|--------|------|
| [simulator-ui-enhancement-plan.md](./simulator-ui-enhancement-plan.md) | 60% | 시뮬레이터 UI 개선 |
| [card-management-section-plan.md](./card-management-section-plan.md) | 50% | 카드 관리 섹션 |
| [dev-toolbar-plan.md](./dev-toolbar-plan.md) | 38% | 개발 툴바 |

### 기타

| 문서 | 진행률 | 설명 |
|------|--------|------|
| [mng-menu-system-plan.md](./mng-menu-system-plan.md) | 구현완료 | 메뉴 시스템, Phase 3 테스트 잔여 |

---

## 대기 (PLANNED) - 19개

### 견적/수주

| 문서 | 설명 |
|------|------|
| [quote-management-8issues-plan.md](./quote-management-8issues-plan.md) | 견적관리 8개 이슈, 컨펌 대기 |
| [quote-calculation-api-plan.md](./quote-calculation-api-plan.md) | 견적 계산 API, 설계 완료 |
| [quote-order-sync-improvement-plan.md](./quote-order-sync-improvement-plan.md) | 견적-수주 동기화 개선, 승인 대기 |
| [kd-orders-migration-plan.md](./kd-orders-migration-plan.md) | 경동 수주 마이그레이션, 선행조건 미충족 |
| [receiving-management-analysis-plan.md](./receiving-management-analysis-plan.md) | 입고 관리, 분석 완료/개발 대기 |
| [monthly-expense-integration-plan.md](./monthly-expense-integration-plan.md) | 월별 경비 연동 |

### 품목/BOM

| 문서 | 설명 |
|------|------|
| [mng-item-field-management-plan.md](./mng-item-field-management-plan.md) | 품목 필드 관리 |
| [item-inventory-management-plan.md](./item-inventory-management-plan.md) | 품목 재고 관리, 설계 확정 |

### 생산/절곡

| 문서 | 설명 |
|------|------|
| [bending-info-auto-generation-plan.md](./bending-info-auto-generation-plan.md) | 절곡 정보 자동 생성, 설계 확정 |
| [bending-material-input-mapping-plan.md](./bending-material-input-mapping-plan.md) | 절곡 자재투입 매핑, GAP 분석 완료 |

### 문서/서식

| 문서 | 설명 |
|------|------|
| [incoming-inspection-document-integration-plan.md](./incoming-inspection-document-integration-plan.md) | 수입검사 서류 연동, 분석만 완료 |
| [intermediate-inspection-report-plan.md](./intermediate-inspection-report-plan.md) | 중간검사 보고서, 검토 대기 |

### 시스템/인프라

| 문서 | 설명 |
|------|------|
| [tenant-id-compliance-plan.md](./tenant-id-compliance-plan.md) | 테넌트 ID 정합, 실행 대기 |
| [tenant-numbering-system-plan.md](./tenant-numbering-system-plan.md) | 테넌트 채번 |
| [mng-numbering-rule-management-plan.md](./mng-numbering-rule-management-plan.md) | 채번 규칙 관리 |

### 기타

| 문서 | 설명 |
|------|------|
| [api-explorer-development-plan.md](./api-explorer-development-plan.md) | API Explorer |
| [employee-user-linkage-plan.md](./employee-user-linkage-plan.md) | 사원-회원 연결 |
| [esign-alimtalk-integration.md](./esign-alimtalk-integration.md) | 전자서명/알림톡, 카카오 채널 개설 후 착수 |
| [dummy-data-seeding-plan.md](./dummy-data-seeding-plan.md) | 더미 데이터 시딩 |

---

## 완료 히스토리

> 40건 완료 작업 요약 → [archive/HISTORY.md](./archive/HISTORY.md)

---

## 스토리보드

**경로**: `SAM_ERP_Storyboard_D1.0_251218/`
**내용**: D0.8 대비 변경/추가된 화면 (D1.0, 2025-12-18, 38장)

---

## 플로우 테스트

**경로**: `flow-tests/`
**용도**: Flow Tester (mng.sam.kr/dev-tools/flow-tester) 검증용 JSON, 32개

---

## 관련 문서

- [docs/INDEX.md](../INDEX.md) - 전체 문서 인덱스
- [GUIDE.md](./GUIDE.md) - 문서 관리 가이드

---

**범례**: 🟡 진행중 | ⚪ 대기