# MES/ERP 프로젝트 진행 상황

**마지막 업데이트:** 2025-11-13
**현재 Phase:** Phase 0 ✅ **완료!** + 프론트엔드 가이드 통합 ✅
**현재 Step:** 백엔드 개발 로드맵 V2 완성, Phase 1 준비 완료

---

## ✅ 완료된 작업

### Phase 0: 베이스라인 분석
- [x] 프로젝트 로드맵 작성 (`MES_PROJECT_ROADMAP.md`)
- [x] 진행 상황 추적 문서 생성 (`MES_PROGRESS_TRACKER.md`)
- [x] **분석 전략 문서 작성** (`STEP_0_1_ANALYSIS_STRATEGY.md`) ⭐
  - 기존 MD 문서 35개 발견 (api 8개 + mes_react 36개)
  - 문서 우선 검토 → 코드 분석 → 쪼개서 저장 전략 수립
  - 컨텍스트 누락 방지 방법론 정립
- [x] **Step 0.1 Phase A:** 문서 우선 검토 ✅ **완료!**
  - [x] API 문서 1개 분석 (`api_item_analysis_summary.md`)
  - [x] React 문서 3개 분석 (아토믹 디자인, 개발 가이드라인, 화면 명세)
  - [x] 비즈니스 문서 2개 분석 (견적 가이드, 유저 스토리)
  - [x] 문서 간 교차 참조 맵 생성 (`document_cross_reference_map.md`)
  - **산출물:** 7개 문서 (6개 요약 + 1개 교차 참조 맵)
  - **핵심 발견:** 가격 시스템 완성, 통합 품목 API 부재, 치수 연결 매핑 부재
- [x] **Step 0.1 Phase B:** 코드 분석 ✅ **완료!**
  - [x] Laravel API 코드 분석 (`api_code_analysis_summary.md`)
  - [x] React 프로젝트 코드 분석 (`react_code_analysis_summary.md`)
  - [x] Gap 검증 및 재사용 가능 컴포넌트 파악 (`api_gap_validation_report.md`)
  - **산출물:** 3개 문서 (API 분석 + React 분석 + Gap 검증)
  - **핵심 발견:**
    - ✅ 통합 품목 조회 API 이미 구현됨 (ItemsController)
    - ✅ 가격 통합 조회 API 이미 구현됨
    - ⚠️ BOM 계산 API 부분 구현 (설계만)
    - ❌ 치수 연결 매핑 시스템 부재 (비즈니스 핵심!)
    - ❌ BOM formula/condition 필드 부재
    - 🔴 ItemManagement.tsx 6,521 lines God Component (긴급 리팩토링 필요)
- [x] **Step 0.1 Phase C:** 통합 및 갭 분석 ✅ **완료!**
  - [x] Critical Path 정의 (Phase 별 종속성 매핑)
  - [x] Phase 1-5 상세 개발 로드맵 수립
  - [x] 최종 종합 보고서 작성 (`PHASE_0_FINAL_REPORT.md`)
  - **산출물:** 1개 문서 (672줄, Week-by-Week 실행 계획)
  - **핵심 산출물:**
    - ✅ dimension_mappings 테이블 스키마 설계
    - ✅ product_components.formula/condition 필드 정의
    - ✅ POST /api/v1/quotes/calculate API 스펙
    - ✅ useItemForm hook 아키텍처 설계
    - ✅ ItemListView → DataTable 리팩토링 패턴
    - ✅ 14-22주 타임라인 (병렬 진행 시 14주)
    - ✅ 리소스 계획 (2-3명) 및 비용 추정 (~4,325만원)

### Phase 0 후속: 프론트엔드 가이드 통합 (2025-11-13)
- [x] **Next.js 15 프론트엔드 가이드 분석** ✅ **완료!**
  - [x] ITEM_MANAGEMENT_MIGRATION_GUIDE.md 분석
  - [x] 하이브리드 아키텍처 요구사항 파악 (물리적 80% + 동적 20%)
  - [x] ItemMaster/BOMLine/BendingDetail 데이터 구조 상세 정의
  - [x] Laravel API 엔드포인트 스펙 추출
  - **핵심 발견:**
    - ✅ 프론트: 고정 필드 우선 (80%) → 백엔드: 고정 필드 API 우선
    - ✅ BOMLine.quantityFormula 필수 (Phase 0에서 부재 확인)
    - ✅ BOM tree API 필요 (Phase 0에서 부재 확인)
    - ✅ 파일 업로드 3종 (시방서, 인정서, 절곡도)
    - ⚠️ 동적 템플릿 2차 목표 (선택적)
- [x] **백엔드 개발 로드맵 V2 작성** (`BACKEND_DEVELOPMENT_ROADMAP_V2.md`) ✅
  - [x] 프론트 가이드 + Phase 0 Gap 통합 분석
  - [x] DB 스키마 확장 설계 (products, product_components, dimension_mappings)
  - [x] RESTful API 엔드포인트 상세 정의
  - [x] 우선순위 재조정 (P0: Migration + CRUD, P1: BOM 계산, P2: 동적 템플릿)
  - [x] Week-by-Week 타임라인 (6주)
  - **프론트엔드 작업 제외:** 백엔드 API 개발에만 집중

---

## 🎉 Phase 0 완료!

**Phase 0 베이스라인 분석 100% 완료** - Phase 1-2 준비 완료 ✅

### Phase 0 완료 요약
- ✅ Phase A: 핵심 문서 6개 분석 (7,065줄) → 7개 요약본
- ✅ Phase B: API 코드 11 files + React 6,521줄 분석 → 3개 분석 보고서
- ✅ Phase C: Gap 검증 + Critical Path + 최종 로드맵 → 1개 종합 보고서
- ✅ **총 산출물:** 11개 문서 (Phase A 7개 + Phase B 3개 + Phase C 1개)
- ✅ **Gap Analysis:** 17개 Gap 발견 및 검증 완료
- ✅ **실행 계획:** Phase 1-5 Week-by-Week 로드맵 수립
- ✅ **리소스 계획:** 2-3명, 14-22주, ~4,325만원

---

## 📋 다음 액션

**즉시 시작 가능 (백엔드만):**

### Phase 1: 백엔드 핵심 개발 (P0 - 우선순위 최상)

**시작 명령:**
```
"Phase 1 시작해줘" 또는 "products 테이블 Migration 작성해줘"
```

**Week 1-2: DB 스키마 확장**
1. **Day 1-2: Migration 파일 작성**
   - products 테이블 확장 (프론트 가이드 필드 추가)
   - product_components.formula/condition 추가
   - Migration 실행 및 검증

2. **Day 3-5: ItemsController 확장**
   - GET /api/items (필터링: itemType, search, category1)
   - GET /api/items/:itemCode (BOM 포함)
   - POST/PUT/DELETE 유형별 검증

3. **Day 6-9: BOMController 신규 개발**
   - GET /api/items/:itemCode/bom (flat)
   - GET /api/items/:itemCode/bom/tree (계층 구조)
   - POST/PUT/DELETE BOM 라인

4. **Day 10-12: FileController 확장**
   - POST /api/items/:itemCode/files (3종)
   - 파일 검증 및 Storage 연동

5. **Day 13-14: 통합 테스트**
   - Postman Collection 작성
   - 버그 수정

**Week 3-4: BOM 계산 및 매핑 (P1)**
1. **Day 15-16: dimension_mappings 테이블**
   - Migration 작성 및 실행
   - DimensionMappingController

2. **Day 17-20: BOM 계산 로직**
   - quantityFormula 파싱 (W, H, G 변수)
   - POST /api/quotes/calculate

3. **Day 21-23: 조건부 BOM**
   - condition 필드 파싱 및 평가

4. **Day 24-28: 통합 테스트 및 최적화**

**Priority:** 🔴 P0 (최우선)
**Resources:** Backend 1명
**예상 기간:** 4-6주

---

### ⚠️ 프론트엔드 작업 제외

**프론트엔드는 별도 프로젝트 (Next.js 15)에서 진행:**
- ItemManagement 리팩토링
- useItemForm hook
- DataTable organism 활용
- BOM 에디터

**백엔드는 API 개발에만 집중합니다.**

---

### 권장 실행 전략
```
백엔드 API 우선 개발 (4-6주)
→ API 완성 후 프론트엔드 연동
→ 순차 실행으로 안정성 확보
```

---

## 📊 전체 진행률

| Phase | 상태 | 진행률 | 비고 |
|-------|------|--------|------|
| Phase 0 | ✅ 완료 | 100% | 베이스라인 분석 완료 🎉 |
| Phase 1 | 🟢 준비 완료 | 0% | 백엔드 핵심 개발 (3-4주) |
| Phase 2 | 🟢 준비 완료 | 0% | 프론트엔드 리팩토링 (4-7주) |
| Phase 3 | ⏳ 대기 | 0% | API 통합 (2-3주) |
| Phase 4 | ⏳ 대기 | 0% | 컴포넌트 확장 (4-6주) |
| Phase 5 | ⏳ 대기 | 0% | 최종화 (1-2주) |
| Phase 6-12 | ⏳ 대기 | 0% | 후속 모듈 |

**전체 진행률:** 8% (베이스라인 분석 완료, 개발 준비 완료)

### Step 0.1 세부 진행률
- [x] Phase A: 문서 우선 검토 (100% ✅)
- [x] Phase B: 코드 분석 (100% ✅)
- [x] Phase C: 통합 및 갭 분석 (100% ✅)

---

## 📝 주요 결정 사항

### 2025-11-13 (프론트엔드 가이드 통합 ✅)
- **Next.js 15 프론트엔드 가이드 분석 완료:**
  - ✅ 하이브리드 아키텍처 확인: 물리적 페이지 80% + 동적 템플릿 20%
  - ✅ ItemMaster 데이터 구조 상세 정의 (공통 + FG + PT + 인증)
  - ✅ BOMLine.quantityFormula 필수 확인 (Phase 0 Gap #4)
  - ✅ BOM tree API 필요 확인 (신규 발견)
  - ✅ 파일 업로드 3종 필요 (시방서, 인정서, 절곡도)
- **백엔드 개발 로드맵 V2 수립:**
  - ✅ DB 스키마 확장 설계 완료 (products, product_components)
  - ✅ RESTful API 엔드포인트 상세 정의
  - ✅ 우선순위 재조정: P0 (Migration + CRUD) → P1 (BOM 계산) → P2 (동적 템플릿)
  - ✅ 6주 타임라인: Week 1-2 (스키마), Week 3-4 (BOM), Week 5-6 (최적화)
  - ⚠️ 프론트엔드 작업 제외: 백엔드 API 개발에만 집중
- **전략 변경:**
  - ❌ 병렬 실행 (백+프론트) → ✅ 순차 실행 (백엔드 우선)
  - 이유: 프론트는 Next.js 15 별도 프로젝트, API 먼저 안정화

### 2025-11-12 (Phase 0 완료 ✅)
- **Phase C (통합 및 갭 분석) 완료:**
  - ✅ Critical Path 정의: 치수 매핑 → BOM 필드 → 견적 API (7-13주)
  - ✅ Phase 1-5 상세 로드맵 수립 (Week-by-Week 실행 계획)
  - ✅ dimension_mappings 테이블 스키마 설계
  - ✅ useItemForm/useItemValidation hook 아키텍처
  - ✅ ItemListView → DataTable 리팩토링 패턴
  - ✅ 병렬 실행 전략: Phase 1 + Phase 2 동시 진행 (14주 vs 22주)
  - ✅ 리소스 계획: Backend 1명 + Frontend 1-2명
  - ✅ 비용 추정: ~4,325만원 (인건비 기준)
- **Phase 0 총괄:**
  - ✅ 11개 문서 생성 (Phase A 7개 + Phase B 3개 + Phase C 1개)
  - ✅ 17개 Gap 발견 및 검증 완료
  - ✅ 실행 가능한 개발 로드맵 수립
  - 🎯 **다음 단계:** Phase 1 (백엔드) + Phase 2 (프론트) 병렬 시작 권장

### 2025-11-12 (Phase B 완료)
- **Phase B.1 (Laravel API 분석) 완료:**
  - ✅ 통합 품목 조회 API 이미 구현됨 (ItemsController)
  - ✅ 가격 통합 조회 API 이미 구현됨 (PricingService 완전 통합)
  - ⚠️ BOM 계산 API 부분 구현 (BomCalculationController - 설계 BOM만)
  - ❌ 치수 연결 매핑 시스템 부재 (dimension_mappings 테이블 없음)
  - ❌ product_components.formula/condition 필드 부재
- **Phase B.2 (React 코드 분석) 완료:**
  - ✅ ItemManagement.tsx 6,521줄 전체 분석 (13 sections)
  - 🔴 God Component 발견: 40개 useState, 362줄 handleSaveItem, 1,911줄 List View
  - ✅ QuoteManagement3Write.tsx BOM 계산 로직 구현 (프론트에서 직접 계산)
  - ✅ 재사용 가능 컴포넌트 발견: 6 Molecules, 8 Organisms
  - ❌ DataTable organism 미사용 (수동 Table 10회 작성)
- **Gap 검증 완료:** 17개 Gap 검증
  - ✅ 해결: 2개 (#1, #7)
  - ⚠️ 부분: 3개 (#3, #6, #16)
  - ❌ 미해결: 9개 (#2, #4, #5, #8, #9, #11, #12, #14, #15)
  - 🟢 프론트 완료: 3개 (#10, #11, #13)

### 2025-11-12 (Phase A 완료)
- MES/ERP 시스템을 12개 Phase로 나누어 진행하기로 결정
- 각 Step마다 개별 스킬을 호출하여 점진적으로 진행
- 기존 API 분석을 Phase 0에 포함하여 재사용 가능한 부분 파악
- 품목 기준관리(Phase 1)를 최우선으로 진행
- **Phase A 완료:** 핵심 문서 6개 분석 (7,065줄)
- **핵심 발견:**
  - ✅ 가격 시스템 완전 구현됨 (백엔드 90%, 프론트 0%)
  - ❌ 통합 품목 조회 API 부재 (Critical Gap #1)
  - ❌ 치수 연결 매핑 시스템 부재 (Critical Gap #2, 비즈니스 핵심!)
  - ❌ 실시간 견적 계산 API 부재 (Critical Gap #3, 비즈니스 핵심!)
  - ❓ BOM 계산식/조건식 필드 확인 필요 (Gap #4, #5)
- **Gap Analysis:** Critical 7개, Important 7개, Nice to Have 3개 발견

---

## 🔗 참고 문서

### 핵심 문서
- **전체 로드맵:** `claudedocs/mes/MES_PROJECT_ROADMAP.md`
- **프로젝트 개요:** `CLAUDE.md`
- **현재 작업:** `CURRENT_WORKS.md`

### Phase 0 산출물
- **최종 보고서:** `claudedocs/mes/00_baseline/PHASE_0_FINAL_REPORT.md`
- **Gap 검증:** `claudedocs/mes/00_baseline/docs_breakdown/api_gap_validation_report.md`
- **API 분석:** `claudedocs/mes/00_baseline/docs_breakdown/api_code_analysis_summary.md`
- **React 분석:** `claudedocs/mes/00_baseline/docs_breakdown/react_code_analysis_summary.md`

### 2025-11-13 신규 문서
- **백엔드 로드맵 V2:** `claudedocs/mes/00_baseline/BACKEND_DEVELOPMENT_ROADMAP_V2.md` ⭐
  - 프론트 가이드 + Phase 0 통합 분석
  - DB 스키마 상세 설계
  - RESTful API 엔드포인트 정의
  - 6주 타임라인 + 테스트 전략
- **프론트 가이드:** `claudedocs/mes/ITEM_MANAGEMENT_MIGRATION_GUIDE.md`
  - Next.js 15 마이그레이션 가이드
  - 하이브리드 아키텍처
  - 데이터 구조 상세 (ItemMaster, BOMLine, BendingDetail)

---

## 📌 중요 메모

### 품목 기준관리 핵심 개념
- **항목(컬럼) → 섹션 → 페이지 → CRUD 화면** 순서로 구성
- **고정 컬럼:** products/materials 테이블의 실제 컬럼
- **가변 컬럼:** attributes/options JSON 필드
- **카테고리별 테이블:**
  - 제품/부품 → products
  - 원자재/부자재/소모품 → materials
- **확장성:** 견적/생산 시스템의 기반이 됨

### 기술 스택
- **Backend:** Laravel 12 + PHP 8.2+
- **Frontend:** React (mes_react 프로젝트)
- **Auth:** Sanctum
- **Multi-tenant:** tenant_id + BelongsToTenant
- **API Doc:** Swagger

---

## 🚨 블로커 및 이슈

**없음**

---

## ⏱️ 예상 일정

- **Phase 0 완료:** ✅ 2025-11-12 (완료!)
- **Phase 1 완료 예정:** 2025-12-10 (3-4주 소요)
- **Phase 2 완료 예정:** 2026-01-07 (4-7주 소요, Phase 1과 병렬)
- **Phase 3 완료 예정:** 2026-01-28 (2-3주 소요)
- **Phase 4 완료 예정:** 2026-03-11 (4-6주 소요)
- **Phase 5 완료 예정:** 2026-03-25 (1-2주 소요)
- **전체 프로젝트 완료 예정 (병렬 실행):** 2026-03-25 (14주 소요)
- **전체 프로젝트 완료 예정 (순차 실행):** 2026-05-06 (22주 소요)

**권장:** Phase 1 + Phase 2 병렬 실행으로 8주 단축

---

## 세션 복구 방법

### 세션이 끊겼을 때
1. 이 문서(`MES_PROGRESS_TRACKER.md`) 확인
2. "다음 액션" 섹션의 명령 실행
3. 또는 "MES 프로젝트 이어서 해줘" 요청

### 이전 단계 검토가 필요할 때
```bash
# 전체 로드맵 확인
cat claudedocs/mes/MES_PROJECT_ROADMAP.md

# 완료된 문서 리스트 확인
ls -la claudedocs/mes/00_baseline/
ls -la claudedocs/mes/01_item_management/

# 특정 문서 확인
cat claudedocs/mes/00_baseline/existing_api_analysis.md
```