{
  "project": {
    "name": "SAM 프로젝트 런칭",
    "description": "SAM (Smart Application Management) - MES/ERP 통합 시스템 개발 및 런칭",
    "status": "active",
    "start_date": "2025-11-26",
    "end_date": "2026-03-31"
  },
  "tasks": [
    {
      "title": "MS1: 코어 MVP 개발 완료",
      "description": "MES 핵심 기능 개발 완료 + 단위테스트 통과 (견적→수주→생산→출하)",
      "status": "in_progress",
      "priority": "high",
      "is_urgent": true,
      "due_date": "2025-12-31",
      "assignee_id": null,
      "issues": [
        {
          "title": "MES(경동) Phase 1-2: 견적/수식",
          "description": "견적 리스트/등록/수정/상세/출력, 견적수식 화면 디자인",
          "type": "feature",
          "status": "closed",
          "start_date": "2025-11-27",
          "due_date": "2025-12-01",
          "estimated_hours": 16,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "디자인",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "MES(경동) Phase 3: 수주",
          "description": "수주 리스트/등록/수정/상세/발송 화면 디자인",
          "type": "feature",
          "status": "in_progress",
          "start_date": "2025-12-01",
          "due_date": "2025-12-04",
          "estimated_hours": 26,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "디자인",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "MES(경동) Phase 4: 생산",
          "description": "작업지시 리스트/등록/수정/상세, 작업실적 입력/조회 화면 디자인",
          "type": "feature",
          "status": "open",
          "start_date": "2025-12-04",
          "due_date": "2025-12-08",
          "estimated_hours": 16,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "디자인",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "MES(경동) Phase 5: 기준-공정",
          "description": "공정 리스트/등록/수정/상세 화면 디자인",
          "type": "feature",
          "status": "open",
          "start_date": "2025-12-08",
          "due_date": "2025-12-10",
          "estimated_hours": 12,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "디자인",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "MES(경동) Phase 6: 출하",
          "description": "출하 리스트/등록, 배송 조율, 상차 체크리스트, 출하 수정 화면 디자인",
          "type": "feature",
          "status": "open",
          "start_date": "2025-12-10",
          "due_date": "2025-12-12",
          "estimated_hours": 18,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "디자인",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "MES(경동) Phase 7: 거래처",
          "description": "거래처 리스트/등록/수정/상세 화면 디자인",
          "type": "feature",
          "status": "open",
          "start_date": "2025-12-15",
          "due_date": "2025-12-16",
          "estimated_hours": 9,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "디자인",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "MES(경동) Phase 8-11: 품질/자재/단가/회계",
          "description": "품질, 자재, 단가, 회계 화면 디자인 (1차 MVP 확장 범위)",
          "type": "feature",
          "status": "open",
          "start_date": "2025-12-16",
          "due_date": "2025-12-26",
          "estimated_hours": 64,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "디자인",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "ERP 스토리보드 - 공통",
          "description": "가입/로그인, 인사관리, 전자결재, 회계, 보고서, 고객센터, 게시판",
          "type": "feature",
          "status": "in_progress",
          "start_date": "2025-11-26",
          "due_date": "2025-12-12",
          "estimated_hours": 104,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "기획",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "주일기업 요구사항 정리",
          "description": "주일기업 MES 요구사항 분석 및 정리",
          "type": "feature",
          "status": "in_progress",
          "start_date": "2025-12-02",
          "due_date": "2025-12-12",
          "estimated_hours": 72,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "기획",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "주일기업 MES 스토리보드",
          "description": "주일기업 MES 기획 및 스토리보드 작성",
          "type": "feature",
          "status": "open",
          "start_date": "2025-12-15",
          "due_date": "2025-12-30",
          "estimated_hours": 96,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "기획",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "주일기업 업무 프로세스 인터뷰",
          "description": "주일기업 업무 프로세스 인터뷰 및 분석",
          "type": "improvement",
          "status": "in_progress",
          "start_date": "2025-12-01",
          "due_date": "2025-12-05",
          "estimated_hours": 40,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "운영",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "법률 및 정책 검토",
          "description": "SAM 서비스 관련 법률 및 정책 검토",
          "type": "improvement",
          "status": "open",
          "start_date": "2025-12-08",
          "due_date": "2025-12-19",
          "estimated_hours": 80,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "운영",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "Backend: 코어 MVP 개발",
          "description": "공정/생산, 견적서 PDF, API 안정화",
          "type": "feature",
          "status": "in_progress",
          "start_date": "2025-12-02",
          "due_date": "2025-12-31",
          "estimated_hours": 120,
          "is_urgent": true,
          "department_id": null,
          "team": "백엔드",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "Frontend: 코어 MVP 개발",
          "description": "견적/수주/생산/출하 화면 React 개발",
          "type": "feature",
          "status": "open",
          "start_date": "2025-12-08",
          "due_date": "2025-12-31",
          "estimated_hours": 144,
          "is_urgent": true,
          "department_id": null,
          "team": "프론트엔드",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "단위테스트",
          "description": "코어 MVP 단위테스트 작성 및 실행 (커버리지 60% 목표)",
          "type": "improvement",
          "status": "open",
          "start_date": "2025-12-10",
          "due_date": "2025-12-31",
          "estimated_hours": 80,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "QA",
          "assignee_id": null
        }
      ]
    },
    {
      "title": "MS2: 1차 MVP + 베타 오픈",
      "description": "통합테스트 완료 + 1차 MVP 완료 + 베타 서비스 오픈 + 정식 런칭 준비",
      "status": "todo",
      "priority": "high",
      "is_urgent": false,
      "due_date": "2026-01-31",
      "assignee_id": null,
      "issues": [
        {
          "title": "통합테스트",
          "description": "SAM 통합테스트 실행 및 버그 수정",
          "type": "improvement",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-01-01",
          "due_date": "2026-01-13",
          "estimated_hours": 80,
          "is_urgent": true,
          "department_id": null,
          "team": "QA",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "베타 서버 구축",
          "description": "베타 서버 구축, 도메인/SSL 설정",
          "type": "feature",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-01-01",
          "due_date": "2026-01-05",
          "estimated_hours": 24,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "인프라",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "파일럿 고객 온보딩",
          "description": "경동기업, 주일기업 초기 데이터 준비 및 온보딩",
          "type": "feature",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-01-13",
          "due_date": "2026-01-20",
          "estimated_hours": 40,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "운영",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "ERP 2차 스토리보드",
          "description": "ERP 2차 기획 및 스토리보드 작성",
          "type": "feature",
          "status": "open",
          "start_date": "2025-12-31",
          "due_date": "2026-01-13",
          "estimated_hours": 96,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "기획",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "MES 2차 스토리보드",
          "description": "MES 2차 기획 및 스토리보드 작성",
          "type": "feature",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-01-14",
          "due_date": "2026-01-27",
          "estimated_hours": 96,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "기획",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "실전 테스트 및 피드백",
          "description": "파일럿 고객 실전 테스트 및 피드백 수집",
          "type": "improvement",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-01-20",
          "due_date": "2026-01-31",
          "estimated_hours": 40,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "QA",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "1차 MVP 확장 기능 개발",
          "description": "품질/자재/단가/회계 기능 개발",
          "type": "feature",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-01-01",
          "due_date": "2026-01-31",
          "estimated_hours": 160,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "개발",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "운영 서버 구축",
          "description": "운영 서버 구축 (이중화), 모니터링 설정, 백업/복구 검증",
          "type": "feature",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-01-15",
          "due_date": "2026-01-31",
          "estimated_hours": 40,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "인프라",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "보안 감사",
          "description": "보안 감사 실시 및 취약점 수정",
          "type": "improvement",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-01-20",
          "due_date": "2026-01-31",
          "estimated_hours": 24,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "보안",
          "assignee_id": null
        }
      ]
    },
    {
      "title": "MS3: 정식 런칭",
      "description": "운영 서버 오픈 및 본격적인 서비스 시작",
      "status": "todo",
      "priority": "high",
      "is_urgent": false,
      "due_date": "2026-02-28",
      "assignee_id": null,
      "issues": [
        {
          "title": "베타 피드백 반영",
          "description": "베타 기간 수집된 개선사항 반영, UI/UX 개선, 성능 최적화",
          "type": "improvement",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-02-01",
          "due_date": "2026-02-14",
          "estimated_hours": 80,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "개발",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "운영 환경 최종 점검",
          "description": "운영 서버 최종 점검, 모니터링 강화, 장애 대응 체계 수립",
          "type": "improvement",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-02-10",
          "due_date": "2026-02-20",
          "estimated_hours": 24,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "인프라",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "정식 런칭",
          "description": "운영 서버 오픈, 초기 고객 온보딩",
          "type": "feature",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-02-20",
          "due_date": "2026-02-28",
          "estimated_hours": 40,
          "is_urgent": true,
          "department_id": null,
          "team": "운영",
          "assignee_id": null
        }
      ]
    },
    {
      "title": "MS4: 안정화 완료",
      "description": "서비스 안정화 및 초기 고객 성공 사례 확보",
      "status": "todo",
      "priority": "medium",
      "is_urgent": false,
      "due_date": "2026-03-31",
      "assignee_id": null,
      "issues": [
        {
          "title": "초기 안정화",
          "description": "런칭 후 긴급 이슈 대응, 모니터링 강화, 피드백 수집",
          "type": "improvement",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-03-01",
          "due_date": "2026-03-15",
          "estimated_hours": 80,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "개발",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "성능 최적화",
          "description": "성능 최적화, UI/UX 개선",
          "type": "improvement",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-03-15",
          "due_date": "2026-03-31",
          "estimated_hours": 60,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "개발",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "고객 성공 사례 수집",
          "description": "고객 만족도 조사, 성공 사례 수집, 사용 패턴 분석",
          "type": "improvement",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-03-15",
          "due_date": "2026-03-31",
          "estimated_hours": 24,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "운영",
          "assignee_id": null
        },
        {
          "title": "Q2 로드맵 수립",
          "description": "다음 분기 로드맵 및 개발 계획 수립",
          "type": "improvement",
          "status": "open",
          "start_date": "2026-03-25",
          "due_date": "2026-03-31",
          "estimated_hours": 16,
          "is_urgent": false,
          "department_id": null,
          "team": "기획",
          "assignee_id": null
        }
      ]
    }
  ]
}